# Analyzer Warning Reduction 跟踪

## 目标

继续以“优先低风险、保持行为兼容”为原则收敛当前仓库的 Meziantou analyzer warnings，并在首轮大规模清理完成后，
判断剩余结构性 warning 是否值得在下一轮继续推进。

## 当前恢复点

- 恢复点编号：`ANALYZER-WARNING-REDUCTION-RP-015`
- 当前阶段：`Phase 15`
- 当前焦点：
  - 当前分支 PR #267 的失败测试已通过 `$gframework-pr-review` 与本地整包测试完成复核
  - 已确认并修复 `AsyncLogAppender.Flush()` 在“后台线程先清空队列”场景下可能超时返回 `false` 的竞态
  - 已补上稳定回归测试，避免只在整包 `GFramework.Core.Tests` 里偶发暴露的刷新完成信号问题再次回归
  - 下一轮默认恢复到 `MA0016` 或 `MA0002` 低风险批次；`MA0015` 与 `MA0077` 继续作为尾项顺手吸收
  - `GFramework.Godot` 的 `Timing.cs` 已同步适配新事件签名，但当前 worktree 的 Godot restore 资产仍受 Windows fallback package folder 干扰，独立 build 需在修复资产后补跑
  - 后续继续按 warning 类型和数量批处理，而不是回退到按单文件切片推进
  - 当某一轮主类型数量不足时，允许顺手合并其他低冲突 warning 类型，`MA0015` 与 `MA0077`
    只是当前最明显的低数量示例，不构成限定
  - 单次 `boot` 的工作树改动上限控制在约 `100` 个文件以内，避免 recovery context 与 review 面同时失控
  - 若任务边界互不冲突，允许使用不同模型的 subagent 并行处理不同 warning 类型或不同目录，但必须遵守显式 ownership

## 当前状态摘要

- 已完成 `GFramework.Core`、`GFramework.Cqrs`、`GFramework.Godot` 与部分 source generator 的低风险 warning 清理
- 已完成多轮 CodeRabbit follow-up 修复，并用定向测试与项目/解决方案构建验证了关键回归风险
- 已完成当前 PR #265 review follow-up：修复 `CoroutineScheduler` 的零容量扩容边界，并补上 `Store` dispatch 作用域的异常安全回滚
- 已继续完成当前 PR #265 review follow-up：修复 `Event<T>` 与 `Event<T, TK>` 监听器计数的 off-by-one，并补充回归测试
- 已增强 `gframework-pr-review` 脚本与 skill 文档，降低超长 JSON 直出导致的 review 信号漏看风险
- 已完成 `GFramework.Core` 当前 `MA0046` 批次：将阶段、协程与异步日志事件统一迁移到 `EventHandler<TEventArgs>` 形状，
  并同步更新 `GFramework.Godot` 订阅点、定向测试与 `docs/zh-CN` 示例
- 已完成当前 PR #267 review follow-up：修复 `AsyncLogAppender` 的 `ILogAppender.Flush()` 双重完成通知，并补齐
  `PhaseChanged` / `CoroutineExceptionEventArgs` XML 文档、`PhaseChanged` 迁移说明和 `ai-plan` 基线注释
- 已完成当前 PR #267 failed-test follow-up：修复 `AsyncLogAppender.Flush()` 在队列已被后台线程提前清空时仍可能
  等待满默认超时并返回 `false` 的竞态，并通过整包 `GFramework.Core.Tests` 重新验证
- 当前 `GFramework.Core` `net8.0` warnings-only 基线已降到 `9` 条；剩余 warning 集中在
  `MA0016` 集合抽象接口、`MA0002` comparer 重载，以及 `MA0015` / `MA0077` 两个低数量尾项

## 当前活跃事实

- 当前主题仍是 active topic，因为剩余结构性 warning 是否继续推进尚未决策
- `RP-001` 的详细实现历史、测试记录和 warning 热点清单已归档到主题内 `archive/`
- `RP-002` 已在不改公共契约的前提下完成 `CqrsHandlerRegistrar` 结构拆分，并通过定向 build/test 验证
- `RP-003` 已在不改生命周期契约的前提下完成 `ArchitectureLifecycle` 初始化主流程拆分，并通过定向 build/test 验证
- `RP-004` 已完成当前 PR review follow-up：修复 `TryCreateGeneratedRegistry` 的可空 `out` 契约并清理 trace 文档重复标题
- `RP-005` 已在不改公共 API 的前提下完成 `PauseStackManager` 两个 `MA0051` 的结构拆分，并补充销毁通知回归测试
- `RP-006` 已在不改公共 API 的前提下完成 `Store` 两个 `MA0051` 的结构拆分，并通过定向 build/test 验证 dispatch、
  多态 reducer 匹配与历史语义未回归
- `RP-007` 已在不改公共 API 的前提下完成 `CoroutineScheduler` 两个 `MA0051` 的结构拆分，并通过定向 build/test 验证
  调度、取消与完成状态语义未回归
- `RP-008` 将后续策略从“单文件 warning 切片”切换为“按类型批处理 + 文件数上限控制”，并允许在非冲突前提下使用
  不同模型的 subagent 并行处理
- `RP-009` 在不改公共 API 的前提下，将同名泛型家族收拢到与类型名一致的单文件中，清空当前 `GFramework.Core`
  `net8.0` 基线中的 `MA0048`，并通过定向 build/test 验证 `Command`、`Query`、`Event` 路径未回归
- `RP-010` 使用 `gframework-pr-review` 复核当前分支 PR #265 后，修复了仍在本地成立的两个 follow-up 风险：
  `CoroutineScheduler` 的 `initialCapacity: 0` 扩容越界，以及 `Store` 在 dispatch 快照阶段抛异常时可能残留
  `_isDispatching = true` 的锁死问题
- `RP-011` 根据补充复核继续收口 PR #265 的 outside-diff comment，修复 `Event<T>` / `Event<T, TK>` 默认 no-op
  委托导致的 `GetListenerCount()` off-by-one，并以定向事件测试验证注册、注销和计数语义
- `RP-012` 为 `gframework-pr-review` 增加 `--json-output`、`--section`、`--path` 与文本截断能力，并更新 skill 推荐用法，
  让“先落盘、再定向抽取”成为默认可操作路径
- `RP-013` 已完成 `GFramework.Core` 当前 `MA0046` 批次，并以新的事件参数类型替换阶段、协程和异步日志事件的
  非标准签名；`GFramework.Core` `net8.0` warnings-only 基线由 `15` 降至 `9`
- `RP-014` 使用 `gframework-pr-review` 复核当前分支 PR #267 的 latest head review threads、outside-diff comment 与
  nitpick comment 后，确认 8 条高信号项中仍成立的是 1 个行为 bug 与 7 个文档/测试/跟踪缺口，并按最小改动收口
- `RP-015` 使用 `$gframework-pr-review` 复核 PR #267 的 CTRF 失败测试评论后，确认 `AsyncLogAppender` 仍存在
  “队列已空但 Flush 仍超时失败”的竞态；该问题在本地整包 `GFramework.Core.Tests` 中可复现，现已修复并补上稳定回归测试
- 当前工作树分支 `fix/analyzer-warning-reduction-batch` 已在 `ai-plan/public/README.md` 建立 topic 映射

## 当前风险

- 公共契约兼容风险：剩余 `MA0016` 若直接改公开集合类型，可能波及用户代码
  - 缓解措施：优先选择不改公共 API 的低风险切法；若必须触达公共契约，先补齐 XML 契约说明与定向测试
- 测试宿主稳定性风险：部分 Godot 失败路径在当前 .NET 测试宿主下仍不稳定
  - 缓解措施：继续优先使用稳定的 targeted test、项目构建和相邻 smoke test 组合验证
- 多目标框架 warning 解释风险：同一源位置会在多个 target framework 下重复计数
  - 缓解措施：继续以唯一源位置和 warning 家族为主要决策依据，而不是只看原始 warning 总数
- Godot 资产文件环境风险：当前 worktree 的 `GFramework.Godot` restore/build 仍会命中 Windows fallback package folder
  - 缓解措施：后续若继续触达 Godot 模块，先用 Linux 侧 restore 资产或 Windows-hosted 构建链刷新该项目，再补跑定向 build
- 并行实现风险：批量收敛时若 subagent 写入边界不清晰，容易引入命名冲突或重复重构
  - 缓解措施：只在 warning 类型或目录边界清晰时并行；每个 subagent 必须有独占文件 ownership，主代理负责合并验证

## 活跃文档

- 历史跟踪归档：[analyzer-warning-reduction-history-rp001.md](../archive/todos/analyzer-warning-reduction-history-rp001.md)
- 历史 trace 归档：[analyzer-warning-reduction-history-rp001.md](../archive/traces/analyzer-warning-reduction-history-rp001.md)

## 验证说明

- `RP-001` 的详细 warning 清理、回归修复与定向验证命令均已迁入主题内历史归档
- `RP-002` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Cqrs/GFramework.Cqrs.csproj -c Release --no-restore -p:TargetFramework=net8.0 -p:UseSharedCompilation=false -p:RestoreFallbackFolders=`
  - `dotnet test GFramework.Cqrs.Tests/GFramework.Cqrs.Tests.csproj -c Release --filter FullyQualifiedName~CqrsHandlerRegistrarTests -p:RestoreFallbackFolders=`
- `RP-003` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release -t:Rebuild --no-restore -p:UseSharedCompilation=false -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders= -nologo -clp:Summary;WarningsOnly`
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --filter FullyQualifiedName~ArchitectureLifecycleBehaviorTests -p:RestoreFallbackFolders=`
- `RP-004` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Cqrs/GFramework.Cqrs.csproj -c Release --no-restore -p:TargetFramework=net8.0 -p:UseSharedCompilation=false -p:RestoreFallbackFolders=`
    - 结果：`0 Warning(s)`，`0 Error(s)`
- `RP-005` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release -t:Rebuild --no-restore -p:UseSharedCompilation=false -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders= -nologo -clp:"Summary;WarningsOnly"`
    - 结果：`27 Warning(s)`，`0 Error(s)`；`PauseStackManager.cs` 已不再出现在 `MA0051` 列表中
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --filter FullyQualifiedName~PauseStackManagerTests -p:RestoreFallbackFolders=`
    - 结果：`25 Passed`，`0 Failed`
- `RP-006` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release -t:Rebuild --no-restore -p:UseSharedCompilation=false -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders="" -p:RestorePackagesPath=<linux-nuget-cache> -nologo -clp:"Summary;WarningsOnly"`
    - 结果：`25 Warning(s)`，`0 Error(s)`；`Store.cs` 已不再出现在 `MA0051` 列表中
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --filter FullyQualifiedName~StoreTests -p:RestoreFallbackFolders="" -p:RestorePackagesPath=<linux-nuget-cache> -nologo`
    - 结果：`30 Passed`，`0 Failed`
- `RP-007` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release -t:Rebuild --no-restore -p:UseSharedCompilation=false -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders="" -p:RestorePackagesPath=<linux-nuget-cache> -nologo -clp:"Summary;WarningsOnly"`
    - 结果：`23 Warning(s)`，`0 Error(s)`；`CoroutineScheduler.cs` 已不再出现在 `MA0051` 列表中
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --filter FullyQualifiedName~CoroutineScheduler -p:RestoreFallbackFolders="" -p:RestorePackagesPath=<linux-nuget-cache> -nologo`
    - 结果：`34 Passed`，`0 Failed`
- `RP-008` 的策略基线：
  - 当前 `GFramework.Core` 剩余 warning 分布：`MA0048=8`、`MA0046=6`、`MA0016=5`、`MA0002=2`、`MA0015=1`、`MA0077=1`
  - 后续批处理规则：优先按类型推进；若当轮主类型数量不足，可顺手吸收其他低冲突类型，不限定于 `MA0015` 与 `MA0077`
- `RP-009` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release -t:Rebuild --no-restore -p:UseSharedCompilation=false -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo -clp:"Summary;WarningsOnly"`
    - 结果：`15 Warning(s)`，`0 Error(s)`；当前 `GFramework.Core` `net8.0` warnings-only 输出中已不再出现 `MA0048`
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --filter "FullyQualifiedName~CommandExecutorTests|FullyQualifiedName~AbstractAsyncCommandTests|FullyQualifiedName~QueryExecutorTests|FullyQualifiedName~AbstractAsyncQueryTests|FullyQualifiedName~EventTests" -m:1 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`83 Passed`，`0 Failed`
- `RP-010` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release --no-restore -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`15 Warning(s)`，`0 Error(s)`；新增修复未引入新的 `GFramework.Core` `net8.0` 构建错误
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --filter "FullyQualifiedName~CoroutineSchedulerTests.Run_Should_Grow_From_Zero_Initial_Capacity|FullyQualifiedName~StoreTests.Dispatch_Should_Reset_Dispatching_Flag_When_Snapshot_Creation_Throws" -m:1 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`2 Passed`，`0 Failed`
- `RP-011` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release --no-restore -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`15 Warning(s)`，`0 Error(s)`；`Event.cs` 的 listener count 修复未引入新的 `GFramework.Core` `net8.0` 构建错误
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --filter "FullyQualifiedName~EventTests.EventT_GetListenerCount_Should_Exclude_Placeholder_Handler|FullyQualifiedName~EventTests.EventTTK_GetListenerCount_Should_Exclude_Placeholder_Handler" -m:1 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`2 Passed`，`0 Failed`
- `RP-012` 的定向验证结果：
  - `python3 -m py_compile .codex/skills/gframework-pr-review/scripts/fetch_current_pr_review.py`
    - 结果：通过；使用 `PYTHONPYCACHEPREFIX=/tmp/codex-pycache` 规避技能目录只读导致的 `__pycache__` 写入限制
  - `python3 .codex/skills/gframework-pr-review/scripts/fetch_current_pr_review.py --help`
    - 结果：通过；`--json-output`、`--section`、`--path`、`--max-description-length` 已出现在 CLI 帮助中
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release --no-restore -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`0 Warning(s)`，`0 Error(s)`
- `RP-013` 的定向验证结果：
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release --no-restore -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo -clp:"Summary;WarningsOnly"`
    - 结果：`9 Warning(s)`，`0 Error(s)`；相对 `RP-009` / `RP-011` 的 warnings-only 基线 `15 Warning(s)` 已降到 `9 Warning(s)`，
      当前 `GFramework.Core` `net8.0` 输出中已不再出现 `MA0046`
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --filter "FullyQualifiedName~ArchitectureLifecycleBehaviorTests|FullyQualifiedName~CoroutineSchedulerTests|FullyQualifiedName~AsyncLogAppenderTests" -m:1 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`50 Passed`，`0 Failed`
  - `dotnet build GFramework.Godot/GFramework.Godot.csproj -c Release --no-restore -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：失败；当前 worktree 的 Godot restore 资产仍引用 Windows fallback package folder，尚未完成独立项目编译验证
- `RP-014` 的定向验证结果：
  - `dotnet restore GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：通过；host Windows `dotnet` 首次验证前补齐了缺失的 `Meziantou.Analyzer 3.0.48` 包
  - `dotnet build GFramework.Core/GFramework.Core.csproj -c Release --no-restore -p:TargetFramework=net8.0 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`9 Warning(s)`，`0 Error(s)`；`AsyncLogAppender` 行为修复与 XML / 文档补充未引入新的 `GFramework.Core` `net8.0` 构建错误
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --no-restore --filter "FullyQualifiedName~CoroutineSchedulerTests.Scheduler_Should_Raise_OnCoroutineException_With_EventArgs|FullyQualifiedName~AsyncLogAppenderTests.Flush_Should_Raise_OnFlushCompleted_With_Sender_And_Result|FullyQualifiedName~AsyncLogAppenderTests.ILogAppender_Flush_Should_Raise_OnFlushCompleted_Only_Once|FullyQualifiedName~ArchitectureLifecycleBehaviorTests.InitializeAsync_Should_Raise_PhaseChanged_With_Sender_And_EventArgs" -m:1 -p:RestoreFallbackFolders="" -nologo`
    - 结果：`4 Passed`，`0 Failed`
- `RP-015` 的验证结果：
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --no-restore --disable-build-servers --filter "FullyQualifiedName~AsyncLogAppenderTests"`
    - 结果：`15 Passed`，`0 Failed`
  - `dotnet test GFramework.Core.Tests/GFramework.Core.Tests.csproj -c Release --no-restore --disable-build-servers`
    - 结果：`1607 Passed`，`0 Failed`
- active 跟踪文件只保留当前恢复点、活跃事实、风险与下一步，不再重复保存已完成阶段的长篇历史

## 下一步

1. 若要继续该主题，先读 active tracking，再按需展开历史归档中的 warning 热点与验证记录
2. 下一轮优先在 `MA0016` 与 `MA0002` 之间选择低风险批次继续推进，默认先看 `LoggingConfiguration` /
   `FilterConfiguration` 与 `CollectionExtensions`
3. 若后续继续改动 `GFramework.Godot`，先修复该项目的 Linux 侧 restore 资产，再补跑独立 build
4. 若本主题确认暂缓，可保持当前归档状态，不需要再恢复 `local-plan/`
